\chapter{Gestion des risques}
\label{chap:gestion.risques}
\minitoc

Cette partie pr\'esente les risques qui peuvent survenir lors de ce projet. Pour chacun d'entre eux, l'impact sur le projet, les solutions 
pr\'eventives ainsi que les solutions curatives seront explicit\'ees. 

\begin{landscape}
 

\begin{table}

\begin{center}

\label{tab:risques}
\begin{tabular}{|p{3.5cm}|p{3.5cm}|p{1.9cm}|p{3.5cm}|p{3.5cm}|}
\rowcolor[gray]{0.9}
    Risque  & Impact & Probabilit\'e & Solutions pr\'eventives & Solutions curatives\\ \hline
    Modification des 
    besoins du client       & Important \newline De quelques jours 
                             (solution 1) \`a quelques mois 
                             (solution 2)                         & faible            &  R\'eunions fr\'equentes avec 
										       le ma\^itre d'ouvrage         & Tentative d'adaptation 
														    aux nouveaux besoins \newline
														    Retour \`a la phase 
														     d'analyse des besoins
														    
\\ \hline
Technologies utilis\'ees  mal 
connues et immatures       & Important \newline De quelques jours 
			     (solution 1) \`a quelques mois 
			     (solution 2)                         & important          & 
			                                                                  Etude pr\'ealable 
											  approfondie des  
											  technologies utilis\'ees \newline
										          Maquettage
			                                                                                           &  Utilisation si 	
															possible de technologies 
															alternatives \newline
															Retour \`a la phase 	
															d'analyse des besoins
\\ \hline
Indisponibilit\'e d'un membre & Faible \`a important \newline
			      De quelques jours \`a  quelques semaines & faible          &  R\'eunion quotidienne 
											   des membres de l'\'equipe
										          \newline Tenue d'un carnet de 
											   bord                   & Correction du 	
														  planning pr\'evisionnel
														   \newline Redistribution du 
														   travail \`a effectuer
\\ \hline
Ressources  insuffisantes    & Faible \`a moyen                        & faible        & Optimisation de la distribution 
										      des t\^aches \`a effectuer en fonction
										      des ressources disponibles    & Allocation de 	
															nouvelles ressources
														       \newline Suppression 	
															d'incr\'ements
\\ \hline
\end{tabular}

\caption{Risques et solutions}
\end{center}
\end{table}
\end{landscape}

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%end Risques.tex